Planer

​VELKOMMEN TIL VÅR SMART MOVE-FREMDRIFTSPLAN FLL 2009 Et sted å publisere og dele vår FLL-aktivitetsplan.

UKE 17 || 2009 **Tirsdag 21.april** Foreldremøte. Lærerne ble tipset om FLL 2009 av en pappa. || UKE 22 || 2009 **Tirsdag 26.mai** FLL-Klasseråd. Kort orientering om FLL 2009. Delta eller ei? || UKE 23
 * **TID** || **AKTIVITET** ||
 * **APRIL**
 * **MAI**
 * **JUNI**

UKE 24

UKE 25 || 2009 **Tirsdag 2.juni** FLL-Veiledermøte på skolen. Klassekontaktene, datakyndige foreldre og klassens lærere innkalles. Orientering om FLL 2009. Delta eller ei? Veiledere? **Mandag 8.juni** Økonomi & Sponsorstrategi. Budsjett settes opp. FLL-Bankkonto åpnes. **Fredag 12.juni** sendes FLL-Foreldrepost med innkalling til FLL-Foreldremøte i august ut. **Tirsdag 17.juni** blir det Sponsekontor. Sponsebrev skrives og bankgiroer fylles ut. **Torsdag 19.juni** Sponsetur til byen: Aktuelle sponsorer får Sponsebrev med utfylte bankgiroer. || UKE 34 UKE 35 || 2009 **Fredag 21.august** FLL-saldo og sponsorer sjekkes. Laget meldes på FLL 2009. Utstyr bestilles. Torsdag 27.august FLL-Foreldremøte om FLL. Foreldreskjema deles ut. || UKE 37 UKE 38
 * **AUGUST**
 * **SEPTEMBER**

"

UKE 39

UKE 40 || 2009 **Kick off!** Mandag 14.september FLL- Veiledermøte på skolen. Bli bedre kjent med [|www.hjernekraft.org]. Brukernavn og passord. Lese oppdrag og regler nøye. Guttene bygger bordplata på sløyden. Jentene designer og lager fargerike hodeplagg på tekstilen. Mandag 21.september FLL-Veiledermøte på skolen. Robotbanen: Byggeanvisninger kopieres og installasjoner bygges. Challengebanen gjøres ferdig. UKE 41
 * Lørdag 12.september** Smart Move oppdrag offentliggjøres.
 * Torsdag 17.september** regionalt Veiledermøte på Sciencecenteret i Sarpsborg.
 * Onsdag 30.september** ny wiki, Colourful Smarties, opprettes. Designe hjemmesiden. ||
 * **OKTOBER**

"

"

UKE 42

"

UKE 43

"

UKE 44 || 2009 Brainstorming: SMART MOVE. Valg av problemstilling og avgrensing av område. Transportveier og transportmidler. FLL-Blogging. Brainstorming: Robotens design og funksjon. Prototyp bygges, testes og modifiseres. Teorioppdrag: Intervju, litteratursøk og forsking. Takkekort til sponsorer med invitasjon til SMART MOVE kveld sendes ut. FLL-Blogging og wiki med bilder. Teorioppdrag: Lage presentasjon og øve på den. PIT: Diskutere hvordan vi vil ha den og lage plakater. Show: Lage, øve og sette sammen showet. Kostymer. Robotoppdrag: Lage presentasjon og øve på den. Hva kan vi bli spurt om?
 * Mandag 5.oktober** bred innføring i Smart Move av veileder fra Sciencecenteret. Challengebanen, roboten, oppdrag, regler og priser forklares.
 * Tirsdag 6.oktober** FLL- Ettermiddagssamling. Robotens bane? Innføring i programmering.
 * Onsdag 14.oktober** FLL-Ettermiddagssamling. Programmering.
 * Torsdag 22.oktober** FLL- Ettermiddagssamling.
 * Mandag 26.oktober** FLL- Ettermiddagssamling.
 * Torsdag 29.oktober** Markedsføring/Profilering. FLL-Sponsorkveld i skolens aula.
 * Fredag 30.oktober** Markedsføring/Profilering. FLL i aulaen for klasser og lærere. ||
 * **NOVEMBER** UKE 45

UKE 48 || 2009 //Vi innkaller til SMART MOVE-Ettermiddagssamlinger etter behov!// **Lørdag 7.november** Regional FLL-turnering på Skjeberg Folkehøyskole i Sarpsborg kommune. TO DATAKVELDER på skolen for 5A og 5B. Samarbeidarbeidsprosjekt mellom Hjem og Skole. Colourful Smarties 5B lærer opp 5A i bygging og programmering av Lego roboter m.m. MÅL: Hjortsberg deltar i FLL 2010. || TO DATAKVELDER på skolen for hele 5.trinn. Samarbeidarbeidsprosjekt mellom Hjem og Skole. Colourful Smarties 5B lærer opp 5A i bygging og programmering av Lego roboter m.m. MÅL: Hjortsberg deltar i FLL 2010. || Tekst: Colourful Smarties Kilder: [] og []
 * Lørdag 28.november** Skandinavisk finale i Eskilstuna i Sverige. ||
 * **APRIL 2010** || Onsdag 14.april Datamessa Østfold 2010 på Høyskolen i Østfold i Halden kommune.
 * Onsdag 14.april World Festival i Atlanta i USA.** ||
 * FEBRUAR || 2010
 * FEBRUAR || 2010
 * MARS || 2010